行初审,对 2 家三级总承包企业、1 家

专业承包企业、4 家劳务企业开展了企

业资格素质和信用评价的初评工作。

对在建工程 143 项,建筑面积 99. 21 万

平方米按要求办理了安全施工审批手

续,工程总承包单位、劳务分包单位均

取得安全生产许可证,安全措施备案

率 100% , 起 重 设 备 检 测 备 案 率

100% ,特种作业人员及管理人员持证

上岗率 100% ,塔吊工况显示装置安装

率 100% ,意外伤害保险率 100% ,安

全风险抵押金全部存储到户。 全年对

所有在建工程进行 200 余次安全检

查,针对存在问题下达了隐患整改通

知单 180 份,对隐患严重的工程下达

停工整改通知单 21 份。 完成质量监

督、工程监理项目 98 项,建筑面积 248

万平方米。 其中,结转工程 27 项,建

筑面积 95 万平方米;新开工程 71 项,

建筑面积 153 万平方米,监督覆盖率

95% 以上。 工程竣工验收监督 34 项,

建筑面积 55. 8 万平方米,工程竣工验

收备案 34 项,竣工验收备案面积 62. 6

万平方米。 设计单位、施工单位、监理

单位 以 及 实 物 等 审 查 率 和 检 测 率

100% 。 全年完成钢筋、水泥、红砖等

建筑材料检测工作21 449 组,准确率

100% ,客户满意率 100% 。

双城市 2011 年,双城市推进老

城区改造步伐,累计投入资金 110 亿

元,改造棚户区 180 万平方米,新建商

住楼近 400 万平方米。 2011 年,推进

东南隅棚户区改造工程,完成征地拆

迁 771 户、7. 3 万平方米,新建 9. 4 万

平方米回迁保障房。 加强市政基础建

设,建设完善就业培训、广播电视、体

育健身等公益中心,市区排水管网达

到 11. 5 万米,城市燃气项目开工建

设,铺筑总长 7. 6 公里的堡旭大道,完

成同三高速新兴互通立交桥主体工

程,对老城区主干道进行改造升级,沿

街楼体粉刷一新,主干道两侧楼体全

部亮化,城市功能增强。 开展市容环

境整治百日会战,加大城市管理力度,

增加 20 余辆大型环卫机械设备,城市

管理水平提高。

尚志市 2011 年,尚志市按照新

兴中等城市定位,实施“三大战略”,打

破多年来困扰主城区发展的瓶颈问

题,使主城区面积拓展到 30 平方公

里。 市区人口承载能力增至 30 万人,

中等城市框架初步搭成。 向西延伸,

完成全长 5 公里的西大直街改造贯通

工程,敞开主城区向西发展的大通道,

欧尚风景、尚林名苑等住宅项目相继

建成。 向南拓展,建设了乌珠河大桥

和笃信公铁立交桥,实现主城区与铁

路以南地区的动脉畅通。 向东跃进,

新建、维修蚂蚁河大桥各一座,加快了

东浦新区建设。 完成迎宾广场改造,

新建尚志公园,打造赵尚志将军铜像、

文昌阁等一批彰显尚志市独特魅力的

代表性景观。 完成 301 国道帽儿山至

尚志元宝段、铁通公路尚志至五常段

及市区连接线等重点工程。 累计投入

资金 2. 4 亿元,硬化城区主街、巷道 94

条、65 公里,新建、改造给排水管线 89

公里。 (张 伟 秦 苏 李贺年)

城市建设重点工程

【轨道交通工程】 2011 年,哈尔滨市

轨道交通网络规划由“四线一环”调整

为“九线一环”,线路规模 340 公里,设

有 218 座车站。 至年末,轨道交通 1

号线 工 程 已 完 成 土 建 工 程 总 量 的

85% ,全线 18 座车站已完成 16 座车

站的主体施工;119 个出入口和风亭等

附属结构建设完成 89 个;全长 16. 4

公里的区间隧道完成 13. 5 公里,占总

长的 82% ;控制中心工程基本完成,

2012 年 5 月可投入使用;轨道交通车

辆段完成总工程量的 30% ,停车场已

完成部分基础施工;轨道铺设完成清

滨公园至医科大学附属第二医院、哈

东站至南直路段 8. 4 公里;13 个设备

系统的招标采购已完成,陆续启动了

16 座车站的风、水、电设备安装工作,

哈尔滨理工大学装修试点站施工已完

成。 (刘学平)

【路桥建设工程】 2011 年,哈尔滨市

完善老城区路网框架,加大城市外延

性道路建设力度,结合江北水城的建

设发展,东部松江湿地的旅游开发,南

部工业新城的外延拓展,中部老城区

交通疏解畅达的建设布局,实施城市

东部、西部和中部“三大板块” 路桥基

础设施建设,同步加大既有道路升级

改造力度,完善交通功能,提升城市道

路承载通行能力。

东部路网建设工程 实施了松江

湿地旅游通道工程、水泥路建设工程、

哈东路建设工程、东巨路建设工程、小

白鱼泡支路建设工程、金山路改造工

程、香福路改造工程、香明街建设工

程、化工路道路改造工程、电碳路建设

工程、伏尔加支线建设工程、香福路平

改立工程等 12 个项目,总里程 58. 4

公里。 工程建成后,提升哈尔滨市东

部地区基础设施承载能力,使区域内

30 平方公里以上土地升值,激活小白

鱼泡、伏尔加庄园等湿地旅游资源,对

保障哈尔滨市经济发展的石油化工、

建筑建材、物流运输等产业形成支撑,

拉动区域经济发展。

松江湿地旅游通道工程 起点松

浦大桥,终点至水泥路,全长 7. 45 公

里,双向 2 车道,由道路工程、桥梁工

程和绿化景观工程三部分组成,概算

投资 2. 12 亿元。 2011 年 4 月 20 日开

工,道路工程 6 月 1 日竣工,水泥厂专

用线跨线桥工程 10 月 10 日竣工,绿

化景观工程 10 月 31 日完成秋植。

水泥路建设工程 起点哈东路,

终点民主堤顶路,全长 5. 74 公里,双

向 4 车道,机动车道宽 18 米,两侧各 3

米宽人行道及 3 至 5 米宽绿化带,配

套建设排水工程, 概算投资 8. 68 亿

元。 该工程 2011 年 4 月 25 日启动管

线施工,7 月 1 日启动道路施工,10 月

10 日主线通车,10 月 31 日全线竣工。

哈东路建设工程 起点道口头道

街,终点东化工路,全长 1. 81 公里,将

两侧 2 米宽绿化带改造机动车道形成

一幅路,双向 8 车道,概算投资5 426万

元。 2011 年 8 月 10 开工,9 月 25 日主

线通车,10 月 31 日全线竣工。

东巨路建设工程 起点天恒大

街,终点省农科院,全长 10. 6 公里,双

向 4 车道,机动车道宽 15 米,道路两

侧各 3 米宽人行道,概算投资 5. 5 亿

元。 2011 年 8 月 26 日启动道路施工,

10 月 10 日主线通车,预计 11 月 15 日

全线竣工。

小白鱼泡支路建设工程 起点松

滨监狱西侧路口,终点堤顶路,途经小

白鱼泡湿地保护区,全长 6 公里,按三

级公路标准实施,双向 2 车道,水泥混

凝土面层结构,概算投资 1. 47 亿元。

652

城乡建设 环境保护

